Title: STEPS FOR COMPLETING A PROJECT PLAN. Click to read more
Course: Manage Projects and Ensure a Safe Workplace

STEPS FOR COMPLETING A PROJECT PLAN.

Steps for preparing a project plan:

1. List the project’s phases (sub projects), events and tasks

2. Assign people and identify resources for completing the tasks

3. Estimate a duration for completing the tasks

4.Create a detailed project planning schedule of start and finish dates for each task

5.Create a Gantt chart to illustrate the schedule

6. Illustrate the milestones and dates for special events. For example, meetings to obtain approval to proceed with the project after a stage (sub project).