Course: Manage Projects and Ensure a Safe Workplace

Week 8: Administer and Monitor Project: (Element 3)

Following the successful presentation of your design for the Agency’s new office premises you have received approval to proceed with the office’s relocation. You are now required to develop a project plan that will be used to manage the office’s relocation.

The relocation is to be completed by Friday 23rd October 2009.

The Managing Director has requested that you use the ViewPath software application to develop your project plan’s schedule and Gantt chart. ViewPath will enable your management of the project to be monitored online by staff and clients.

Refer to the supplied ‘Relocation Project Schedule’ as a guide to the sub projects (phases) within your Relocation Project and the tasks required for completing the project.

Resources for learning about project management and project plans.

'What is a GANTT Chart' and a 'Start Your Project' Tutorial

Here are the steps and the work schedule for completing your project plan.