Title: Plan your podcast and develop a list of tasks and Gantt chart to manage your project.
Course: Manage Projects and Ensure a Safe Workplace

Project’s Pre Production Activity: Plan your podcast and develop a list of tasks and Gantt chart to manage your project.

1. Prepare the elements involved in your podcast production.
For example, the podcast concept and format, the podcast outline and the podcasting script. Locate and assemble the production resources e.g. microphone, recorder, editing software, etc.
Schedule the production activities and rehearse the production.

2. Create a mind map to illustrate the ideas and resources you will use for the podcast. Your central node for your mind map will be your podcast objective - Interview designer. Other nodes will include, 'Music', 'Sound Effects', 'Background', 'Introduction', etc. with branches to your ideas and resources from each node.

3. Develop a work breakdown structure (WBS), task schedule and Gantt chart to illustrate the tasks and timeline for your project’s following sub-projects:
i)Pre Production,
ii)Production,
iii)Post Production and
iv)Distribution

Use Viewath.com to create your tasks schedule and Gantt chart.

3. Upload an image of your i) mind map, ii) work schedule and Gantt chart to this Moodle